---
title: "\"Boru Hattı'nın yüzde 71'i tamamlandı\""
date: "2004-06-17 14:42:00"
author: "site"
tags: "Güncel"
canonical_url: "https://haber.mynet.com/boru-hattinin-yuzde-71i-tamamlandi-110100119335"
original_url: "https://haber.mynet.com/boru-hattinin-yuzde-71i-tamamlandi-110100119335"
---
# "Boru Hattı'nın yüzde 71'i tamamlandı"
ARDAHAN (İHA) - Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Proje çalışmalarının yüzde 71'inin tamamlandığı bildirildi. Ardahan'da bugün Mavi Hilal Vakfı Bürosu'nda bir basın toplantısı düzenleyen BOTAŞ Halkla İlişkiler Danışmanı Jale Tuksal, proje çalışmaları konusunda bilgi verdi.
Boru hattı projesinin yüzde 71 oranında tamamlandığını belirten BOTAŞ Halkla İlişkiler Danışmanı Jale Tuksal, "Proje dahilinde Lot A, Lot B ve Lot C7 de ana kamplara yerleşmiş durumdadır. Tüm lotlardaki geçici kamp çalışmalarımız devam etmektedir. Boru hattının geçeceği güzergah boyunca toplam 805 kilometrelik alan hazırlanmış olup, 623 kilometre boru dizimi, 565 kilometre kaynak, 299 kilometre kanal kazısı tamamlanmıştır. Kaynaklanan boruların 266 kilometresi kanala indirilmiş ve 241 kilometresinin geri dolgusu yapılmıştır. Pompa ve boru binaları inşaatı sürmektedir. Ceyhan terminalinde tank sahasının tank inşaatı sürmektedir. İskele inşaatında 328 adet kazık çakılmış olup, bina inşaatları devam etmektedir" dedi.
Jale Tuksal, bölgede görev yapan basın mensuplarının ihmal edildiğini ve bilgi almakta zorlandıklarının fakında olduklarını kaydederek, gerekli çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.
